کد خبر: ۴۲۴۴۶۱۴

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۹

پروژه مسکن فرهنگیان چهارمحال‌وبختیاری 20 درصد پیشرفت دارد

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه 524 واحدی مسکن فرهنگیان چهارمحال و بختیاری 20 درصد است، گفت: این در حالیست که سایر پروژه‌هایی که همزمان با این پروژه آغاز شدند، پیشرفت فیزیکی حدود 41 درصدی دارند.

به گزارش ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری، کامران رهی، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری امروز، ششم آبان‌ماه در نشست شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه احداث فضاهای آموزشی در نهضت ملی مسکن در سراسر استان بر طبق سرانه‌ها پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته، مجوز احداث ۱۴ مدرسه در پروژه ملی مسکن پیش‌بینی شده است که البته این موضوع منوط به یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین راه و شهرسازی، آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس خواهد بود که هنوز محقق نشده است.

وی با ذکر اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه 524 واحدی مسکن فرهنگیان چهارمحال و بختیاری 20 درصد است، ادامه داد: این در حالیست که سایر پروژه‌هایی که همزمان با این پروژه آغاز شدند، پیشرفت فیزیکی حدود 41 درصدی دارند یعنی پروژه مسکن فرهنگیان 20 درصد از سایر پروژه‌ها عقب بوده و نیازمند یک تصمیم مقتضی است.

رهی تأکید کرد: جلسات زیادی با شرکت پیمانکار و دیگر نهادهای مرتبط برگزار کردیم تا این پروژه با قرارداد قبلی کارش را ادامه دهد زیرا قیمت به‌روز شده پروژه بالغ بر 600 هزار توامن در هر متر افزایش رقم خواهد داشت و منشأ مشکلاتی خواهد بود با اینحال شرایط پیمانکار فعلی با قرارداد قبلی برای ادامه کار امکان‌پذیر نیست.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این نهاد آمادگی کامل را برای انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید دارد، اظهار کرد: خاتمه کار با پیمانکار فعلی و بستن قرارداد جدید با قیمت روز به ناچار مستلزم تحمیل هزینه خواهد بود و طبیعتاً افزایش رقم در پی خواهد داشت که باید خرد جمعی را در راستای حل این مشکل به کار بگیریم.

گلایه فرهنگیان از روند کند احداث مسکن ملی

امین سلیمانی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش و پرورش با اشاره به اینکه پروژه محله 40 منظریه شامل سه هزار و 344 واحد در 159 بلوک بود که توسط 10 پیمانکار در حال اجراست، اظهار کرد: ثبت‌نام پروژه 524 واحدی مسکن فرهنگیان از سال 99 آغاز شد و پرداختی متقاضیان در 22 مرحله صورت گرفته است.

وی با ذکر اینکه فرهنگیان متقاضی طرح مسکن با گلایه‌مند روند کند پیشرفت پروژه بوده و پیگیری‌هایی داشتند، ادامه داد: همچنین تجمعاتی در این خصوص صورت گرفته و نگاهشان این است که با توجه به افزایش تورم و کاهش ریالی آورده، انتظار دارند که راهکاری در این خصوص اندیشیده و اگر قصوری بوده رسیدگی شود.